HĐND tỉnh Quảng Trị

https://hdnd.quangtri.gov.vn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều ngày 05/8/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh). Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cùng tham gia cuộc khảo sát.
ktns namdh
 
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh khu đô thị Nam Đông Hà có 03 dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện như sau:

(1) Dự án Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2024; UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 với mục tiêu: Xây dựng, chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu đô thị Nam Đông Hà theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần đưa thành phố Đông Hà sớm đạt tiêu chí đô thị loại II. Quy mô xây dựng chỉnh trang 21 tuyến đường thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà; Tổng mức đầu tư: 23.612 triệu đồng; Tiến độ thực hiện: 2023-2025; Nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh. Kế hoạch vốn đã bố trí lũy kế đến hết kế hoạch năm 2024 là 12.300 triệu đồng. Về tình hình và tiến độ thực hiện: Dự án đã và đang được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nội dung dự án đã được phê duyệt với tổng giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 12.000 triệu đồng. Trong đó, các hạng mục thuộc Khu vực 1 (từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Đại Cồ Việt) đang được triển khai thi công xây dựng và dự kiến hoàn thành trong năm 2024; các hạng mục thuộc Khu vực 2 (từ đường Trương Công Kỉnh đến đường Điện Biên Phủ) và trồng cây xanh dự kiến tiếp tục triển khai trong Quý IV/2024 để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025 theo đúng tiến độ phê duyệt. Đến nay, số vốn kế hoạch năm 2024 đã giải ngân là 6.630 triệu đồng, đạt 66,3% kế hoạch vốn năm 2024 và đạt 88,4% số vốn đã được nhập Tabmis (số vốn đã được nhập Tabmis là 7.500 triệu đồng); lũy kế số vốn dự án đã giải ngân đến nay là 8.930 triệu đồng.

(2) Dự án Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2024; UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 với mục tiêu xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện CSHT Khu đô thị Nam Đông Hà đồng bộ về hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần đưa thành phố Đông Hà sớm đạt tiêu chí đô thị loại II. Quy mô xây dựng chỉnh trang 19 tuyến đường thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà; Tổng mức đầu tư: 38.692 triệu đồng; Tiến độ thực hiện: 2023-2025; Nguồn vốn: Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh. Kế hoạch vốn lũy kế đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2024 là 18.200 triệu đồng (trong đó: năm 2023 là 3.200 triệu đồng). Về tình hình và tiến độ thực hiện: Dự án đã và đang được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng chất lượng, tiến độ, tính thẩm mỹ theo nội dung dự án đã được phê duyệt với tổng giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 18.050 triệu đồng. Trong đó, các hạng mục thuộc Khu vực 1 (từ đường Hùng Vương đến đường Trịnh Hoài Đức) đã hoàn thành đưa vào sử dụng (vượt tiến độ 6 tháng so với tiến độ đã ký kết); các hạng mục thuộc khu vực còn lại và hạng mục trồng cây xanh dự kiến tiếp tục triển khai trong Quý III/2024 để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025 theo đúng tiến độ phê duyệt. Đến nay, số vốn kế hoạch năm 2024 đã giải ngân là 12.688 triệu đồng, đạt 84,6% kế hoạch vốn năm 2024; lũy kế số vốn của dự án đã giải ngân đến nay là 12.888 triệu đồng.

(3) Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo các Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2022 (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án); UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 với mục tiêu xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái, tạo qũy đất phục vụ nhu cầu về đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất công trình công cộng, cây xanh; chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, góp phần sớm đưa thành phố Đông Hà lên đô thị loại II tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Quy mô xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị với quy mô diện tích 61,99 ha; Tổng mức đầu tư: 546.680 triệu đồng; Tiến độ thực hiện: 2023-2026; Nguồn vốn: Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đất tỉnh. Về kế hoạch vốn đã bố trí lũy kế đến hết kế hoạch năm 2024 là 30.582 triệu đồng (Năm 2023, để ưu tiến đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, Trung tâm đề xuất và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương ứng vốn Qũy Phát triển đất tỉnh với số tiền là 20.000 triệu đồng tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 (thời gian hoàn ứng là năm 2025). Về tình hình và tiến độ thực hiện: Dự án đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB, thiết kế bản vẽ thi công và các công tác chuẩn bị đầu tư khác. Đến nay, nguồn vốn ứng Qũy Phát triển đất tỉnh cho công tác bồi thường GPMB đã được giải ngân 100% (trong đó năm 2024 giải ngân 7.086 triệu đồng); kế hoạch năm 2024 chưa được nhập Tabmis (do để ưu tiên vốn cho các dự án khác).

Tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận các dự án do Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh thực hiện có tiến độ thi công nhanh, khả năng hấp thụ vốn tốt. Vì vậy, để thực hiện giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2024 đã được giao, Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh chủ động đề xuất điều chỉnh vốn nội bộ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, ưu tiên vốn cho các dự án có tiến độ thi công nhanh, khả năng hấp thụ vốn tốt.

Đối với các kiến nghị của Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh, Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh tiếp thu và lưu ý: Hiện nay Luật Đất đai năm 2024 và một số văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực bất động sản đã có hiệu lực thi hành, Trung tâm Phát triển qũy đất tỉnh cần chủ động rà soát, tham mưu và áp dụng đúng quy định của pháp luật./.
 
Tin, ảnh: Lê Thiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây