HĐND tỉnh Quảng Trị

https://hdnd.quangtri.gov.vn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông tại huyện Hướng Hóa.

Ngày 13/8/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông tại huyện Hướng Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cùng tham gia cuộc khảo sát.
ks hh1
 
(1) Dự án xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa: Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải, Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 27/5/2022. Quy mô của dự án: Xây dựng mới cầu vượt lũ tại Km3+937 và Km12+771 thay cho cầu tràn cũ trên tuyến đường ĐT.586 và đường hai đầu cầu; tổng chiều dài Cầu và đường hai đầu cầu 726,27m (trong đó: Cầu Km3+937 dài 33,3m, đường hai đầu cầu dài 259,19m; cầu Km12+771 dài 51,3m, đường hai đầu cầu dài 382,78m). Tổng mức đầu tư: 26,8 tỷ đồng (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho nhà đầu tư sử dụng: 21,8 tỷ đồng; Qũy bảo trì đường bộ địa phương: 5,0 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

Tình hình thực hiện: Đã bàn giao cọc tim, mốc, phạm vi mặt bằng công trình; các đơn vị đang triển khai công tác chuẩn bị thi công như: Liên hệ điện lực để lắp đặt TBA phục vụ thi công; thuê bãi để xây dựng lán trại, tập kết vật tư, xe máy, thiết bị thi công. Tổng vốn đã bố trí cho Dự án đến thời điểm báo cáo: 6,297 tỷ đồng, trong đó (Ngân sách tỉnh 1,297 tỷ đồng; tuy nhiên, đến nay chưa được cấp vốn để thực hiện do nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất chưa có; kinh phí bảo trì đường bộ 5,0 tỷ đồng). Lũy kế giải ngân đến ngày 08/8/2024: 3,17 tỷ đồng.

Khó khăn, vướng mắc: Dự án có hạng mục đất đắp đường hai đầu cầu được tận dụng từ nguồn đất dôi dư của Dự án: Nhà máy điện gió Hải Anh. Tuy nhiên, hạng mục đắp đường hai đầu cầu được thực hiện trong năm 2025, trong khi dự án điện gió Hải Anh thi công trong tháng 9/2024 nên tiến độ 2 dự án không khớp nhau. Vì vậy, cần có vị trí để dự trữ đất cho công trình để thuận lợi cho công tác thi công. Hiện nay, Sở GTVT đã chỉ đạo BQL Bảo trì giao thông cùng với nhà thầu thi công tìm kiếm vị trí để tập kết đất, để thuận lợi cho công tác thi công và đề nghị UBND huyện Hướng Hóa, các xã hỗ trợ vị trí bãi tập kết.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các địa phương có dự án đi qua bố trí vị trí bãi tập kết vật liệu là đất san lấp chuyển từ điện gió Hải Anh thi công qua đất đắp cho Dự án xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586. Để chủ động trong việc bố trí bãi tập kết vật liệu yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Ban QL Bảo trì giao thông cùng với nhà thầu chủ động trong việc thuê đất của tổ chức, cá nhân gần vị trí thi công để làm bãi dự trữ vật liệu đất san lấp. Về phần vốn của ngân sách tỉnh chưa bố trí đủ theo tiến độ thực hiện Dự án, yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
   
(2) Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/3/2023. Quy mô đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên có chiều dài 3.664,89m. Điểm đầu giao với Quốc Lộ 9 tại Km67+330, điểm cuối tại Km3+664,89 nối vào đường bê tông xi măng hiện hữu. Tổng mức đầu tư: 30 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh từ nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng: 12 tỷ đồng; Nguồn vốn hợp pháp khác (do Liên hợp Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị đóng góp theo Văn bản số 200/2022/KSW-ĐGTT ngày 02/8/2022): 18 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

Tình hình thực hiện dự án: UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 24/7/2024. Hiện nay, đang tiến hành khảo sát theo thiết kế sơ bộ, thực tế phạm vi mặt bằng ảnh hưởng và khái toán dự kiến các chi phí liên quan đến công tác GPMB.

Khó khăn, vướng mắc chủ yếu là nguồn vốn do Liên hợp Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị chưa chuyển về ngân sách địa phương để thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa báo cáo đề xuất với UBND tỉnh đôn đốc Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh và Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị thực hiện đúng cam kết theo Văn bản số 200/2022/KSW-ĐGTT.

(3) Trước đó Ban Kinh tế - Ngân sách xem xét thực địa Dự án khai thác mỏ quặng sắt tại xã Hướng Sơn. Đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Đăng Ánh đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường rà soát đối chiếu với quy định hiện hành của Luật đất đai để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ pháp lý theo quy định trước khi triển khai hoạt động./.


Tin, ảnh: Lê Thiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây